% !TEX root = ../Projektdokumentation.tex
\section{Fazit} 
\label{sec:Fazit}

\subsection{Soll-/Ist-Vergleich}
\label{sec:SollIstVergleich}

Bei der rückblickenden Betrachtung des Projektes, wird vom Autor festgehalten, dass die zuvor festgelegten Anforderungen erfüllt wurden.
Die Entwicklung des Projektes hat einen Grundstein für ein modulares Import/Export System von \ac{M2} zu \ac{IX} gelegt, welches allerdings zur vollständigen
Ersetzung der alten Module noch erweitert werden muss. Der Autor hat dies allerdings berücksichtigt und gemäß Abschnitt~\ref{sec:Projektabgrenzung}: \nameref{sec:Projektabgrenzung}
aufgrund des begrenzten Projektumfangs eingeplant.

Wie der Tabelle~\ref{tab:Vergleich} zu entnehmen ist, konnte ebenfalls die Zeitplanung bis auf wenige Ausnahmen eingehalten werden.

\tabelle{Soll-/Ist-Vergleich}{tab:Vergleich}{Zeitnachher.tex}


\subsection{Lessons Learned}
\label{sec:LessonsLearned}

Der Autor konnte während des Projektes wertvolle Erfahrungen \bzgl der Planung und Durchführung von Software-Projekten
sammeln. Hierbei wurde besonders deutlich, welch große Bedeutung stetige Rücksprache und Kommunikation mit den Projektbeteiligten
für den Projekterfolg hat. Zusätzlich konnte der Autor neue Kompetenzen und Sicherheiten im Umgang mit \ac{M2} erlangen, welche
für die zukünftige, angestrebte Tätigkeit im \ac{eCommerce} hilfreich sind.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Realisierung des Projektes eine Erleichterung zur alltäglichen Arbeit mit \ac{M2}
Webshops, die eine \ac{IX} Schnittstelle nutzen, darstellt und auch für den Autor während der Entwicklung eine Bereicherung war.

\subsection{Ausblick}
\label{sec:Ausblick}

Die im Lastenheft definierten Anforderungen wurden zwar realisiert, dennoch können in Zukunft noch weitere Anforderungen \bzw
Erweiterungsmöglichkeiten entwickelt werden. Es kann \zB die Erweiterung der Benutzeroberfläche in das bestehende \ac{M2} Administrator
Backend als \ac{GUI} vorgenommen werden. Gleichzeitig können die Funktionen um weitere Datentypen erweitert werden, wie \zB
Mediadaten und Bestellungen. Eine Möglichkeit zum Export von allen importierten Daten zu \ac{IX} selbst, sind ebenfalls Aussichten für die Zukunft.

Aufgrund des im Abschnitt~\ref{sec:Architekturdesign}: \nameref{sec:Architekturdesign} beschriebenen modularen Aufbaus, können die Anpassungen
\bzw Erweiterungen einfach vorgenommen werden. Die Modularität der Anwendung ermöglicht somit eine gute Wart- und Erweiterbarkeit.