% Table generated by Excel2LaTeX from sheet 'ZeitplanungKomplett'
\begin{tabularx}{\textwidth}{Xrrr}
\rowcolor{heading}\textbf{Analysephase} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{6 h} \\
1. Analyse des Ist-Zustands &       & 2 h   &  \\
\rowcolor{odd}2. \gqq{Make or buy}-Entscheidung und Wirtschaftlichkeitsanalyse &       & 1 h   &  \\
3. Erstellen eines \gqq{Use-Case}-Diagramms &       & 2 h   &  \\
\rowcolor{odd}4. Erstellen des Lastenhefts &       & 1 h   &  \\

\rowcolor{heading}\textbf{Entwurfsphase} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{14 h} \\
1. UML-Komponentendiagramm erstellen &       & 1 h   &  \\
\rowcolor{odd}2. Datenbankentwurf &       & 1 h   &  \\
2.1. \ac{M2} Migration für Tabelle definieren & 1 h   &       &  \\
\rowcolor{odd}3. Erstellen des Schnittstellen Konzeptes für \ac{IX} &       & 4 h   &  \\
3.1. Erstellung Verbindung zur \ac{IX} \ac{API} & 1 h   &       &  \\
\rowcolor{odd}3.2. Verarbeitung der \ac{JSON}-Daten & 1 h   &       &  \\
3.3. Verarbeitung der Konfigurationsdatei der Anwendung & 2 h   &       &  \\
\rowcolor{odd}4. Benutzeroberflächen entwerfen und abstimmen &       & 3 h   &  \\
5. Erstellen des Schnittstellen Konzeptes für \ac{M2} &       & 4 h   &  \\
\rowcolor{odd}5.1 Erstellung Schnittstelle für \ac{M2} Import Funktionen &       & 2 h   &  \\
5.2 Erstellung Schnittstelle zur Verarbeitung der geholten \ac{IX} \ac{JSON}-Daten &       & 2 h   &  \\

\rowcolor{heading}\textbf{Implementierungsphase} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{37 h} \\
1. Anlegen der Datenbank &       & 4 h   &  \\
\rowcolor{odd}2. Einrichtung der Docker Umgebung zur lokalen Entwicklung &       & 2 h   &  \\
3. Programmierung der \ac{PHP}-Module für die Funktionen &       & 29 h  &  \\
\rowcolor{odd}3.1 Erstellung eines Client Moduls zur Abfrage der \ac{IX} \ac{API} per \ac{curl} Requests  & 3 h   &       &  \\
3.2. Import der Produktdaten aus \ac{JSON}-Dateien & 2 h   &       &  \\
\rowcolor{odd}3.3. Import der Nutzerdaten aus \ac{JSON}-Dateien & 2 h   &       &  \\
3.4. Aufbereitung (Mapping) der geholten Daten für \ac{M2} & 3 h   &       &  \\
\rowcolor{odd}Einbindung der Konfigurationsdateien & 4 h   &       &  \\
3.6. Import der aufbereiteten Daten von \ac{IX} zu \ac{M2} & 5 h   &       &  \\
\rowcolor{odd}3.7. Einbindung der \ac{CRON}-Job Möglichkeit & 3 h   &       &  \\
3.8. Abdeckung der Module mit Unit-Tests & 4 h   &       &  \\
\rowcolor{odd}4. Umsetzung der \ac{CLI} Benutzeroberfläche &       & 2 h   &  \\

\rowcolor{heading}\textbf{Abnahmetest der Fachabteilung} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{3 h} \\
1. Abnahmetest der \ac{NSD} Mitarbeiter &       & 3 h   &  \\

\rowcolor{heading}\textbf{Einführungsphase} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{1 h} \\
1. Einführung/Benutzerschulung &       & 1 h   &  \\

\rowcolor{heading}\textbf{Erstellen der Dokumentation} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{9 h} \\
1. Erstellen der Entwicklerdokumentation &       & 2 h   &  \\

\rowcolor{odd}2. Erstellen der Projektdokumentation &       & 7 h   &  \\

\rowcolor{heading}\textbf{Gesamt} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{70 h} \\
\end{tabularx}
